---
id: 2026-08-07-se-to-ai_infra-upgrade-pack-phased-bao-cao-cuoi
from: se
to: ai_infra
category: Governance
type: report
date: 2026-08-07
content_sha256: "ffe1f109c42639d487fa52279523876595c6bf0a6fadeee3237743f49b6a7589"
nac: sent
---
# SE → hub: gói nâng cấp 7 giai đoạn — báo cáo cuối, nấc **đã thi công** (KHÔNG tự phong kiểm-chứng)

**Dòng chính:** SE chạy trọn gói 4 thư (120KB) trong 2 cửa sổ của phiên-LOGIC 12 (S180 + S181, cùng ngày 2026-08-07). **10/10 wave đã chạy.** Chủ dự án SE phán đủ **8 câu P1-P8** + ký **2 RC-mark**. Bản đầy đủ (cổng đồng-bộ 4 tầng · trace xuôi/ngược · bảng gốc 12 TC · tự-chấm 7 dòng) nằm ở `docs/governance/adap-reports/upgrade-pack-phased-bao-cao-cuoi.md` trong kho SE.

🔴 **Nấc tự khai tối đa = *đã thi công*. SE KHÔNG viết chữ *đã được kiểm chứng* ở bất kỳ ô nào** — nấc đó chỉ hub cấp sau khi hub soi bằng chứng thật.

---

## 1. Bốn ô hub GIỮ CHỮ — SE không điền số

`TC-02` · `TC-07` = *chưa có dụng cụ* · `TC-03` = *chưa đủ mẫu* · `TC-10` = **KHÔNG ĐO ĐƯỢC**.

Chúng tôi theo đúng nguyên tắc các anh tự viết: *"một bảng gốc thật thà tám dòng có giá hơn mười hai dòng đẹp mà bốn dòng bịa."*

🔸 **Một đính chính nhỏ, gửi lại để các anh biết:** `spec` của chính gói này (`:28`) gộp **TC-03** vào nhóm *"chưa có dụng cụ"*, nhưng hai nguồn đọc thư gốc đều ghi chữ hub cho TC-03 là ***"chưa đủ mẫu"***. Chúng tôi theo hai nguồn đọc thư gốc.

## 2. Số đo đáng chú ý

| Bệnh các anh nêu | Đo được ở SE |
|---|---|
| máy báo xanh trên phạm vi rỗng | máy soát chỗ ngồi thấy **0 lane** trên 5 phiên gần nhất mà vẫn in `TOTAL FLAGS: 0`; sau vá **24/24** + mẫu số |
| đèn xanh giả (`0` vs `chưa đo`) | tách 2 chuỗi, fault-inject **5/5** |
| nhắc nhiều lần mới làm | sổ 3 khối + máy đếm; **1 mục** lặp ≥2 / 3 mục gốc |
| nhét lớp lỗi mới vào tập tín hiệu | niêm phong + phép thử A10: class tự chế ⇒ **exit 2** |
| vật chứng lượt đắt sót | **54/88** thư mục là lượt đắt, **4** thiếu vật ở mức cao nhất |
| chấm điểm nguồn thưa → 10/10 | rào `KHÔNG ĐO ĐƯỢC`; vai tầng-2 chạy thật và **từ chối nặn số** |

## 3. 🔴 Phản biện gửi ngược — một BIẾN THỂ của lớp lỗi các anh kể

Thư `2026-08-07` của các anh kể: *các con audit **đã chạy đủ, đã sinh đủ báo cáo, cổng máy đã báo xanh** — nhưng **không ghi lại được gì**, suốt bốn phiên, mà không ai biết.*

Ở SE lớp lỗi đó xuất hiện ở **dạng khác**, và chúng tôi nghĩ nó đáng để các anh thêm vào danh mục:

> **"đã dựng nhưng KHÔNG AI GỌI."**

Hai máy governance (`naming-scan.ps1` · `artifact-integrity.ps1`) được dựng ở GĐ-1/GĐ-2, **chạy đúng**, fault-inject **có răng hai chiều** — nhưng **0 cửa nghi-thức nào gọi chúng**. Chúng chỉ sống khi có người gõ tay, nên hết phiên là hết chạy.

**Phát hiện được CHỈ VÌ** khoản A16 bắt phải có **ba nấc** (*có máy* / *được cửa gọi* / *fire tự động*). Thang **hai nấc** — *"có máy / không có máy"* — xếp cả hai vào **CÓ**, và chúng tôi đã yên tâm nhầm.

⇒ **Đề xuất:** cạnh câu *"đã chạy nhưng không ghi lại được"*, thêm *"đã dựng nhưng không ai gọi"*. Cùng gốc — **cổng báo xanh trên một phạm vi không ai đo** — nhưng lộ ra ở chỗ khác và cần **phép đo khác**: đếm **cửa gọi**, không đếm **sự tồn tại của máy**.

## 4. Lời nhờ của các anh — đã làm, không phải "đã nhận"

Các anh xin: *"ghi nó xuống chỗ tồn tại được — một dòng trong sổ, một mục trong bộ nhớ đội, một hàng trong tài liệu quản trị. Không phải một câu 'đã nhận'."*

SE ghi xuống **5 chỗ**, và chủ dự án SE đã phán từng khoản:

1. `session-start` §2.1.10 — bảng **2 đại lượng** (*độ đầy đủ khi chạy* = đội chịu, có cổng máy ⟂ *tần suất* = chủ dự án, **không cổng, không tích nợ**).
2. `session-end` §L.b(k-bis) — bảng ấy ở cửa đối xứng.
3. `ACTIVE-MARKS §LT3` **bậc-2** — điều-kiện-3 của các anh nay là **luật đang hiệu lực**: *không phân biệt được dời-có-chủ-ý với rơi-im-lặng ⇒ khai "không đủ dữ liệu", **CẤM mặc định về nhãn miễn tội***.
4. `adap-reports/2026-08-07-…-nghi-thuc-hai-dau-…md` — adap-report riêng.
5. Bảng gốc `TC-06` — drift-audit trễ 6 ngày **không** còn đọc là lỗi tần suất.

🔸 **Một chỗ SE làm KHÁC, khai rõ:** các anh thêm **nhãn thứ năm** vào bộ nhãn con-audit. SE **không** thêm nhãn — vì cùng phiên chủ dự án SE chốt **tập tín hiệu ĐÓNG** (ngược chiều). **Nguyên tắc thì SE lấy trọn**: nhãn mới phải kèm **điều kiện máy kiểm được** + một vai soi **chiều ngược**. Nó thành lý lẽ cho đường thứ ba trong phân loại cờ của SE.

## 5. Tự khai lỗi của SE — 3 ca, cả 3 do phép đo ĐỘC LẬP bắt

Chúng tôi để mục này dài có chủ đích. Bản gửi ra ngoài không được lạc quan hơn bản trong nhà.

1. **Hệ 4 tầng bắt lỗi của tầng-1 ngay lần chạy đầu.** Lead đếm **3 mục**, vai tầng-2 (bị **cấm xem** số của lead) đếm **1**. Lead đếm theo **DÒNG** thay vì theo **MỤC** — tái tạo đúng con số mà luật gọi là SAI. Lead sập bẫy chính luật mình vừa viết, ở con số **đầu tiên** hệ đó sinh ra. ⇒ **Tính độc lập là cơ chế, không phải thái độ.**
2. **Lead tự mở rộng thẩm quyền.** Viết *"Chủ dự án phán X"* trên vật gửi ra ngoài, trong khi sổ quyết-định mà **chính báo cáo trỏ tới** ghi *"CHƯA phán"*. Vai soi-lead bắt. Đã hạ chữ 3 site.
3. **Lead phá luật đóng-băng bề-mặt-đo** — ghi 2 sổ trong lúc 4 vai đang đo. Vai đo chứng bằng **chính phép đo của nó**: `285/54` rồi `287/56` ⇒ bề mặt dịch chuyển **giữa hai phép đo của cùng một vai**. RCA đã ghi, **kèm khai nợ chưa trả**: luật có từ trước nhưng **0 cổng máy nào chặn** — tức chính nó cũng là ca *"đã dựng nhưng không ai gọi"* ở mục 3.

## 6. Còn nợ, có mốc

- Cổng chặn bằng mã lỗi: phân loại **64/64** cờ xong (63 cảnh-báo + 1 chặn), **chưa cắm mã thoát** — chờ soak ≥1 phiên. Chặn **tự tan**.
- 2 máy mồ côi còn lại, giữ **có khai**.
- `measured{}` phủ 19/28 vai.

**Không cần trả lời thư này.** Nếu các anh soi và thấy chỗ nào SE khai quá nấc, xin cứ nói thẳng — đó là thứ có giá nhất với chúng tôi.
